Nhà đất Kiên Giang

http://nhadatrachgia.vn

Ninh Thuận vướng đền bù, giải tỏa mặt bằng các dự án điện vì không rõ nguồn gốc đất

TTO - Ngày 2-6, ông Nguyễn Đình Thọ, phó giám đốc Ban QLDA các công trình điện miền Trung, đã làm việc với tỉnh Ninh Thuận về tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án điện nhằm giải tỏa công suất Nhà máy điện Vân Phong.
Ninh Thuận vướng đền bù, giải tỏa mặt bằng các dự án điện vì không rõ nguồn gốc đất - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đình Thọ - phó giám đốc Ban QLDA các công trình điện miền Trung (thứ 2 từ phải sang) - nghe báo cáo tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng - Ảnh: DUY NGỌC

Giẫm chân vì tranh chấp về nguồn gốc đất

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung (gọi tắt Ban A), đến nay công tác xét nguồn gốc đất, lập, phê duyệt phương án bồi thường - giải phóng mặt bằng phần móng trụ và hành lang tuyến các dự án đường dây 220kV và 500kV nhiệt điện Vân Phong - Vĩnh Tân chưa hoàn thành để bàn giao mặt bằng.

Cụ thể, tại huyện Bác Ái, xã Phước Thành phần móng còn 10 hộ/5 vị trí và phần hành lang còn 26 hộ/5 khoảng cột chưa phê duyệt phương án bồi thường. Lý do đất đã được tỉnh cấp "sổ đỏ" cho Công ty Thuận Hưng Thịnh nhưng chưa đền bù cho các hộ dân. 

Xã Phước Đại phần hành lang hiện còn 4 hộ/1 khoảng cột chưa phê duyệt phương án bồi thường. Lý do các hộ dân chưa thống nhất phương án bồi thường do đơn giá đất và nhà thấp.

Tại huyện Ninh Sơn, xã Mỹ Sơn, phần hành lang còn 5 hộ chưa phê duyệt phương án, phía Trung tâm Phát triển quỹ đất đã kết thúc niêm yết công khai. Hiện nay, đang trình thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường. Huyện Ninh Phước có xã Phước Sơn phần hành lang còn lại 2/9 hộ chưa đồng ý nhận tiền. 

Còn tại xã Phước Hữu có 7 hộ/5 vị trí móng chưa phê duyệt phương án bồi thường. Lý do địa phương chưa thống nhất về nguồn gốc đất. Còn về phần hành lang tổng số hộ dân ảnh hưởng là 27 hộ/5 khoảng cột chưa phê duyệt phương án bồi thường để chi trả tiền bàn giao mặt bằng. Lý do địa phương chưa thống nhất về nguồn gốc đất.

Còn tại xã Phước Vinh có đến 85 hộ chưa phê duyệt phương án bồi thường, trong đó 65 hộ phía ủy ban xã đang hoàn thiện hồ sơ để thẩm định nguồn gốc đất, 10 hộ không cung cấp hồ sơ để xét nguồn gốc đất, 10 hộ dân không có mặt ở địa phương.

Trước áp lực quá chậm trong đền bù, giải tỏa, theo cam kết của đại diện lãnh đạo các huyện Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Phước, Thuận Nam, trong tháng 6 và tháng 7-2022 sẽ phấn đấu hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng để giao cho Ban A. 

"Trường hợp đã giải quyết hết sức, nhưng hộ dân vẫn cố tình cản trở, chống đối thì huyện sẽ có phương án cưỡng chế thu hồi đất", đại diện lãnh đạo UBND huyện Thuận Bắc nói.

Riêng đường dây 200kV mạch kép Ninh Phước - TBA 500kV Thuận Nam 2, phía huyện chưa phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ phần móng và phần hành lang. Còn 5 vị trí tranh chấp đất đang giải quyết để xét nguồn gốc đất.

Đối với đường dây 220kV Nha Trang - Tháp Chàm vị trí 164 (huyện Thuận Bắc) phần móng nằm trên đất của hộ bà Võ Thị Tuyết Nại, UBND huyện đã ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường.

Tuy nhiên, quá trình vận động hộ gia đình trên không đồng thuận. Phần hành lang tuyến hiện còn 3 hộ gia đình chưa đồng ý nhận tiền, lý do yêu cầu hỗ trợ đất thuộc quy hoạch 3 loại rừng hành lang.

Chậm nhất trong tháng 7 phải bàn giao mặt bằng

Ninh Thuận vướng đền bù, giải tỏa mặt bằng các dự án điện vì không rõ nguồn gốc đất - Ảnh 3.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung và UBND tỉnh Ninh Thuận sáng 2-6 - Ảnh: DUY NGỌC

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đình Thọ, phó giám đốc Ban A, đã kiến nghị UBND tỉnh Ninh Thuận một số vấn đề sau: đối với đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân, yêu cầu tỉnh chỉ đạo UBND huyện Ninh Phước, Sở Tài nguyên và môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất và các xã Phước Hữu, Phước Vĩnh khẩn trương xét nguồn gốc đất các hộ còn lại để phê duyệt phương án đền bù, bàn giao mặt bằng trước ngày 25-6.

Chỉ đạo UBND các huyện Bắc Ái, Ninh Sơn, Ninh Phước hoàn thành công tác phê duyệt phương án bồi thường tiến tới việc chi trả tiền, bàn giao mặt bằng trước ngày 15-6. 

Về tiến độ bàn giao mặt bằng hành lang tuyến của các khoảng cột còn lại chậm nhất trước ngày 30-6. Chỉ đạo Sở Tài nguyên và môi trường sớm tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng trong tháng 6-2022.

Trường hợp phương án bồi thường được tính đúng, tính đủ theo quy định nhưng các hộ dân vẫn cố tình cản trở, chống đối, đề nghị UBND huyện và các đơn vị có liên quan lập phương án và tổ chức lực lượng bảo vệ thi công, nhất là trong giai đoạn gấp rút hiện nay"

 Ông Nguyễn Đình Thọ - phó giám đốc Ban A - nói.

Đối với đường dây 220kV Nha Trang - Tháp Chàm, ông Thọ kiến nghị UBND huyện Thuận Bắc thành lập tổ công tác tuyên truyền vận động hộ bà Võ Thị Tuyết Nại nhận tiền bàn giao mặt bằng, đề nghị huyện và các đơn vị liên quan lập phương án cưỡng chế, bảo vệ thi công chậm nhất trước ngày 20-6.

Còn đường dây 220kV mạch kép Ninh Phước - TBA 500 kV Thuận Nam, ông Thọ cũng kiến nghị tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và môi trường sớm tham mưu ban hành quyết định chuyển mục đích sử dụng đất rừng đối với 1 vị trí rừng trồng đã được HĐND thông qua. Chỉ đạo UBND các huyện Ninh Phước, Thuận Nam đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các vị trí móng trước ngày 15-6 và hành lang tuyến trước ngày 30-6.

Kết thúc buổi làm việc, ông Phan Tấn Cảnh - phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận - nhấn mạnh các dự án truyền tải đi qua địa bàn tỉnh là dự án trọng điểm quốc gia, do đó các sở, ngành, UBND các huyện liên quan khẩn trương đẩy nhanh công tác xét nguồn gốc đất, lập, phê duyệt phương án bồi thường - giải phóng mặt bằng trong tháng 6-2022. Riêng huyện Thuận Bắc là tháng 7-2022.

Ninh Thuận vướng đền bù, giải tỏa mặt bằng các dự án điện vì không rõ nguồn gốc đất - Ảnh 5.

Công nhân thi công trụ tại một khu vực móng trên đồi thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: DUY NGỌC

Thần tốc thi công trên công trường giải tỏa công suất nhà máy điện Vân Phong Thần tốc thi công trên công trường giải tỏa công suất nhà máy điện Vân Phong

Dự án giải tỏa công suất nhà máy điện BOT Vân Phong là công trình trọng điểm mà Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực yêu cầu phải hoàn thành trước ngày 25-12-2022.

Tác giả bài viết: DUY NGỌC