Nhà đất Kiên Giang

http://nhadatrachgia.vn

Nhiệt điện Thái Bình 2 hoàn thành đốt lửa lần đầu

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 dự kiến hoàn thành vận hành thương mại (COD) tổ máy số 1 đúng cam kết vào ngày 30-11-2022; hoàn thành COD tổ máy số 2 và bàn giao nhà máy vào ngày 31-12-2022.
Nhiệt điện Thái Bình 2 hoàn thành đốt lửa lần đầu - Ảnh 1.

Lãnh đạo tập đoàn, Ban quản lý dự án chứng kiến tổ máy số 2 Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 thành công đốt lửa lần đầu - Ảnh: PETROVIETNAM

Ngày 27-8, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng dẫn đầu đoàn công tác chứng kiến lễ đốt dầu lần đầu tổ máy số 2, kiểm tra, đôn đốc tiến độ và chủ trì giao ban công trường dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Trực tiếp kiểm tra tiến độ các hạng mục trên đường găng dự án như hệ thống vận chuyển than, hệ thống khử lưu huỳnh gồm nhà thạch cao, nhà xử lý nước, ông Hùng đã chứng kiến tổ máy số 2 đốt lửa lần đầu bằng dầu.

Nhiệt điện Thái Bình 2 hoàn thành đốt lửa lần đầu - Ảnh 2.

Lãnh đạo tập đoàn kiểm tra công tác hàn đường ống của hệ thống khử lưu huỳnh

Ngay sau đó, công tác vận hành tổ máy số 2 đã được triển khai khi rút kinh nghiệm từ tổ máy số 1, linh hoạt trong việc điều hành và lắp đặt vật tư dự phòng, nên đã hoàn thành mốc tiến độ đốt dầu lần đầu chỉ trong hơn 1 tháng, bằng 1/3 thời gian so với tổ máy số 1.

Tháng 11 sẽ vận hành thương mại, cuối năm bàn giao

Chủ trì giao ban ngay trên công trường, báo cáo từ các đơn vị cho hay nhà thầu đã huy động trên 1.000 công nhân thi công trực tiếp làm việc để tiến tới chạy thử đồng loạt các hạng mục.

Hiện, Tổng thầu PETROCONs cùng các nhà thầu lắp đặt vận hành đang tập trung để lấy lại tiến độ vận hành hạng mục hệ thống vận chuyển than. Tính đến ngày 20-8, toàn bộ công tác lắp đặt cơ khí đã hoàn thành, hiện hệ thống được nhà thầu FLSmit tiếp quản, cài đặt vận hành tổng thể, tự động theo thiết kế.

Nhiệt điện Thái Bình 2 hoàn thành đốt lửa lần đầu - Ảnh 3.

Đoàn công tác kiểm tra, đánh giá tiến độ hạng mục băng chuyền vận tải than

Tổng giám đốc PETROCONs Phan Tử Giang cho biết, tiến độ tổng thể của dự án đạt 96,15%, chậm 2,44% so với kế hoạch. Do vậy đã điều chỉnh lại chi tiết tiến độ vận hành hệ thống vận tải than từ cầu cảng đến nhà máy. Đến nay, các hạng mục như băng chuyền, gàu xúc đã hoàn chỉnh từng phần. Tổng thầu khẳng định đến ngày 20-9 sẽ hoàn thiện vận hành toàn bộ hệ thống than.

Theo tổng thầu, hệ thống vận chuyển than có vai trò quan trọng, khi hoàn thành mới có thể nâng công suất lên 100%, tiến hành chạy thử tin cậy trong vòng 30 ngày và lượng than tiêu thụ sẽ khoảng 3.000 tấn. Bên cạnh hạng mục hệ thống vận chuyển than, các hạng mục chính như hệ thống khử lưu huỳnh, hệ thống thải tro xỉ, hệ thống phòng cháy chữa cháy… đều đang được kiểm soát tốt tiến độ.

Vẫn chậm tiến độ, cần đẩy nhanh các hạng mục

Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng lưu ý việc triển khai vận hành thử tổ máy số 2 về đích trong dự kiến nhưng vẫn chậm hơn tiến độ. Mốc đốt dầu lần đầu có ý nghĩa rất quan trọng đối với dự án khi chứng minh được sự tích hợp vận hành cả 2 tổ máy và bước đầu hoàn thiện cơ khí vận hành của toàn bộ nhà máy.

Nhiệt điện Thái Bình 2 hoàn thành đốt lửa lần đầu - Ảnh 4.

Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng kiểm tra hệ thống điện dự phòng tổ máy số 2 Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

"Đây là dự án vô cùng thách thức, chúng ta phải quyết tâm và chỉ được phép hoàn thành sớm hơn kế hoạch. Tôi kêu gọi tổng thầu, các nhà thầu và các ban chuyên môn tập đoàn - chúng ta phải tiết kiệm từng giờ, từng ngày, từng cuộc họp để đạt được mục tiêu nêu trên".

Theo đó, ông Hùng yêu cầu Ban quản lý dự án và tổng thầu PETROCONs tiếp tục triển khai hệ thống quản trị linh hoạt theo thực tiễn, tăng cường quản trị rủi ro tiến độ.

Nhiệt điện Thái Bình 2 hoàn thành đốt lửa lần đầu - Ảnh 5.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 hoàn thành mốc đốt lửa lần đầu bằng dầu tổ máy số 2

Đồng thời, lên kế hoạch bảo dưỡng và sửa chữa chi tiết trên cơ sở nguồn lực và chi phí dự án sao cho đồng bộ, tránh lãng phí. Rà soát lại đội ngũ nhân sự, quản lý chất lượng tăng cường thêm. Chú trọng hơn nữa vấn đề an ninh và an toàn tại dự án.

Đặc biệt, phải lên sơ đồ, kế hoạch chạy thử cụ thể, gắn với phối hợp về nhân sự, tài chính, kỹ thuật của các bên vận hành trong dự án. Để hỗ trợ dự án, ông Hùng giao các ban chuyên môn hỗ trợ về pháp lý, hợp đồng mua bán điện, kế hoạch sản xuất kinh doanh, dòng tiền đầu tư, huy động nhân sự…

Petrovietnam và 4 chữ Petrovietnam và 4 chữ 'An'

Với hành trình 47 năm xây dựng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã có những bước phát triển vượt bậc và toàn diện từ khâu tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí, đến công nghiệp khí, lọc hóa dầu, điện, khí, dịch vụ kỹ thuật dầu khí chất lượng cao.

Tác giả bài viết: PETROVIETNAM - N.AN

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây